Anterior |  | Siguiente

# 6. Lecciones aprendidas a partir de FreeBSD 4.4

El proceso de ingeniería de releases de FreeBSD 4.4 comenzó formalmente el 1 de Agosto de 2001. Después de esa fecha todos los “commits” o modificaciones sobre la rama `RELENG_4` de FreeBSD tuvieron que ser aprobados explícitamente por el Grupo de ingeniería de releases `<re@FreeBSD.org>`. La primera “release candidate” para la arquitectura x86 apareció el 16 de Agosto, seguida por otras cuatro releases candidatas hasta que vió la luz la release final el 18 de Septiembre. El “security officer” estuvo muy involucrado en la última semana del proceso ya que se descubrieron varios problemas de seguridad en las “release candidates” iniciales. Más de 500 correos electrónicos fueron enviados al Grupo de ingeniería de releases `<re@FreeBSD.org>` en poco más de un mes.

Nuestra comunidad de usuarios ha dejado muy claro que la seguridad y estabilidad de las releases de FreeBSD no pueden sacrificarse por culpa de plazos autoimpuestos o fechas de lanzamiento. El Proyecto FreeBSD ha crecido tremendamente durante su tiempo de vida y se ha visto claramente la necesidad de estandarizar los procedimientos de ingeniería de releases. Este hecho será incluso más importante a medida que FreeBSD vaya estando disponible para más plataformas.

Anterior | Inicio | Siguiente
Extensibilidad |  | Directrices para el futuro

Puede descargar éste y muchos otros documentos desde ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Si tiene dudas sobre FreeBSD consulte la documentación antes de escribir a la lista <questions@FreeBSD.org>.
Envíe sus preguntas sobre la documentación a <doc@FreeBSD.org>.